A konzultáción elhangzott, hogy a munkaidők legfeljebb fél órás felbontással
szerepeljenek, ezért a rövidebb feladatoknál a 15 perces határnál
kerekítettünk. \\

\begin{center}


\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|X|}

\hline 
\textbf{Kezdet} & \textbf{Időtartam} & \textbf{Résztvevők} & \textbf{Leírás} \\
\hline
2010. 02. 08. 20:00 & 2 óra & Ujhelyi & Google Code projekt és levelezőlista létrehozása. \\
\hline
2010. 02. 10. 12:40 & 2 óra & Metzing, Szabó, Szelei, Ujhelyi & Első gyűlés: 
alapvető döntések meghozatala a fejlesztőeszközzel, verziókövetéssel
kapcsolatban. A feladattal kapcsolatos kérdések összegyűjtése, wikire vitele.
Feladatok kiosztása egymás között. \\
\hline
2010. 02. 11. 14:20 & 0,5 óra & Metzing & Munkanapló kialakítása Google
Docs-on. \\
\hline
2010. 02. 11. 15:00 & 0 óra & Szelei & Word \-> Google Docs \-> Word konverzió
eredményének ellenőrzése (később elvetettük a dokumentáció google docs-ban való
vezetésének ötletét).
\\
\hline
2010. 02. 16. 17:00 & 1 óra & Metzing & Feladatleírás és szótár elkészítése \\
\hline
2010. 02. 16. 20:00 & 1 óra & Ujhelyi & Projekt definíció elkészítése. \\
\hline
2010. 02. 17. 16:00 & 1 óra & Szelei & Projekt Terv elkészítése \\
\hline
2010. 02. 17. 17:00 & 1 óra & Szelei & Dokumentáció összefűzése, fedlap
elkészítése \\
\hline
2010. 02. 17. 16:00 & 0,5 óra & Metzing & Feladatleírás és szótár véglegesítése
a csapattársak javaslatai alapján
\\
\hline
2010.02.17. 19:00 & 0,5 óra & Szabó & Use case elkészítése
\\
2010. 02. 17. 20:00 & 1 óra & Metzing & UML modellező eszköz alternatívák
felderítése \\
\hline
2010. 02. 17. 20:15 & 0,5 óra & Ujhelyi & Projekt definíció véglegesítése. \\
\hline
2010. 02. 17. 20:15 & 0,5 óra & Szabó & Use case kijavítása \\
\hline

\end{tabularx}

\end{center}